Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

https://www.thainguyen.dcs.vn

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 27/02, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh.
1
Đoàn kiểm tra Dự án Tuyến đường Vành đai 5, đoạn qua khu vực Thái Nguyên
Đoàn đã đến kiểm tra thực tế các công trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước. Trong đó, Dự án đường Vành đai V qua khu vực tỉnh Thái Nguyên (đoạn từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang) có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, chiều dài 6,68km do Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Đến nay, Dự án đã bàn giao mặt bằng 28,3/29,29ha; công tác giải ngân kế hoạch vốn đạt 58,5%; dự kiến thi công hoàn thành dự án trong năm 2024, sớm hơn 6 tháng so với tiến độ được phê duyệt.
2
Đoàn kiểm tra điểm đầu của Tuyến đường liên kết vùng tại Cầu Hoà Sơn, kết nối 2 tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang,
địa phận phường Đông Cao, thành phố Phổ Yên
Dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc có tổng chiều dài tuyến 42,55 km; địa điểm xây dựng tại thành phố Phổ Yên và huyện Đại Từ do BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công xây dựng ngày 12/5/2022, thời gian thi công 30 tháng. Đến nay, đã giải phóng mặt bằng (GPMB) được 226,225/226,6 ha; công tác giải ngân vốn đạt 69%; đối với những phần mặt bằng do địa phương bàn giao đất đã được các nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực thi công, đào đắp nền đường, mặt đường, hầm chui dân sinh, cống ngang, rào chắn; dự kiến thi công hoàn thành dự án trong năm 2024.
3
Đoàn kiểm tra tiến độ thi công Dự án Khu vực quy hoạch Dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên
Dự án Khu vực quy hoạch Dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên có diện tích quy hoạch 1.128ha. Cuối năm 2023, UBND tỉnh đã có văn bản số 5892/UBND-CNNXD xin ý kiến các bộ, ngành đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên đến năm 2045. Hiện nay, BQL các khu công nghiệp Thái Nguyên đang tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến tham gia của các bộ, ngành, trình Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
4
Đoàn kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên
Dự án Xây dựng Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên tại phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 405 tỷ đồng, có quy mô diện tích đất gần 14.000 m2; diện tích xây dựng công trình trên 4.700m2; tầng cao xây dựng công trình 12 tầng; tổng diện tích sàn 28.659,7m2; thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2024. Hiện nay, nhà thầu đang triển khai thi công các tầng 1,2,3,4,5 của công trình. Dự án được kết nối với Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên.
5
Đoàn kiểm tra, nghe báo cáo tiến độ Dự án Khu thể thao Sân Gôn Tân Thái, huyện Đại Từ
Đối với Dự án Khu thể thao Sân Gôn Tân Thái, huyện Đại Từ do Công ty Cổ phần Golf Tân Thái làm chủ đầu tư với tổng mức kinh phí gần 600 tỷ đồng. Dự án có diện tích 84,2ha, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động vào quý IV/2025. Đến nay, nhà đầu tư đã được giao đất giai đoạn 1 với diện tích 45,7 ha và đang triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra. Đại diện công ty cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trước 1 năm so với kế hoạch.
6
Toàn cảnh Sân Gôn Tân Thái
Qua kiểm tra thực tế các dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Hải ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công; đồng thời nhấn mạnh, đây là các dự án trọng điểm của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vì vậy, tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; bố trí tối đa nguồn lực để thực hiện và hoàn thành các dự án theo kế hoạch.
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu, các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và đúng quy định của pháp luật. Song song với quá trình triển khai thi công cần nghiêm túc thực hiện tốt việc thanh quyết toán đối với phần khối lượng công việc đã hoàn thành, góp phần thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, thực hiện đúng cam kết tiến độ thi công đối với lãnh đạo tỉnh; sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, góp phần tạo thêm điểm nhấn, động lực phát triển cho tỉnh Thái Nguyên.
7
Hình hài Sân vận động Thái Nguyên sau hơn 1 năm thi công
Trong chương trình công tác, Đoàn đã đến kiểm tra Dự án xây dựng Sân vận động Thái Nguyên được giao cho BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư; địa điểm thực hiện tại xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên, có tổng mức đầu tư trên 535 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành vào quý II/2025. Đến nay, Dự án đã GPMB với diện tích khoảng 15/15,47ha, các nhà thầu đang thực hiện đầu tư xây dựng trên phần diện tích 15ha được bàn giao.
Thu Hương


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây