Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

https://www.thainguyen.dcs.vn

Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 16/10, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra tiến độ thi công một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Tham gia Đoàn có các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.
1
Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án tuyến đường liên kết, kết nối 
các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc
Đoàn đã đến kiểm tra thực tế các công trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước. Trong đó, Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc có tổng chiều dài 42,55km; tổng mức đầu tư trên 4.200 tỷ đồng. Dự án gồm hai đoạn: đoạn 1 dài hơn 4km, kết nối với tỉnh Bắc Giang, điểm đầu từ cầu Hòa Sơn, phường Đông Cao (thành phố Phổ Yên) đến điểm cuối giao với đường Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội; đoạn 2 dài hơn 38km, gồm tuyến chính nối từ nút giao Yên Bình (thành phố Phổ Yên) đến tỉnh lộ 261 thuộc huyện Đại Từ và 2 tuyến nhánh nối với tỉnh Vĩnh Phúc. Công trình trên tuyến gồm 11 cầu và 25 hầm chui dân sinh. Được khởi công ngày 12/5/2022, đến nay, Dự án đã bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đạt 99,68% và phấn đấu hoàn thành công tác GPMB trong tháng 10/2024. Các nhà thầu đang tập trung thi công hoàn thiện nền đường, móng đường, mặt đường bê tông nhựa, thi công 3 cầu lớn đạt 52,8% khối lượng; hệ thống thoát nước và các hạng mục khác đạt 85% khối lượng… Về giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 đạt trên 33% tương đương gần 387,3 tỷ đồng; dự kiến giải ngân trong tháng 10 đạt 200 tỷ đồng.
2
Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án tuyến đường vành đai V
Đối với Dự án đường vành đai V có chiều dài 6,68km, tổng vốn đầu tư 699,3 tỷ đồng. Hiện nay đã GPMB tuyến chính đạt 97,3%. Dự án đang thực hiện thi công xây dựng các hạng mục đào đắp nền đường, móng đường, thảm bê tông nhựa, xây dựng cầu kênh Chính và cầu kênh Trôi đạt 99% khối lượng... Các hạng mục khác như: cây xanh, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng... đạt 11% khối lượng. Dự kiến giải ngân trong tháng 10 đạt 70 tỷ đồng và giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 đạt 32,4%. Chủ đầu tư và các nhà thầu cam kết dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2024.
Đối với Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối ĐT.261 - ĐT.266 có chiều dài tuyến trên 2km chạy qua địa phận thành phố Phổ Yên và huyện Phú Bình. Dự án có tổng mức đầu tư 736,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Dự án đã GPMB tuyến chính đạt trên 86%; hiện thi công nền đường đạt trên 38% khối lượng; cầu Kênh đạt gần 37,5%; hệ thống thoát nước đạt trên 46%; hào kỹ thuật ngang đường đạt trên 52,8%. Dự kiến trong tháng 10/2024, Dự án sẽ giải ngân nguồn vốn đạt 30 tỷ đồng và cả năm 2024 trên 110 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 56,7% kế hoạch vốn của Dự án.
Đối với khu vực quy hoạch Dự án Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên, có diện tích quy hoạch 1.128ha, trong đó có 868ha đất khu công nghiệp, 260ha đất đô thị - dịch vụ. Hiện nay, nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đã được các cấp thông qua; đang hoàn thiện hồ sơ thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch chung. Các đơn vị, địa phương đang tích cực triển khai các nội dung công việc theo quy định.
3
Dự án xây dựng Sân vận động tỉnh Thái Nguyên đang được đẩy nhanh tiến độ thi công
Đối với Dự án xây dựng Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, có quy mô 15,47ha; tổng mức đầu tư gần 536 tỷ đồng; quy mô 22.000 chỗ ngồi. Hiện nay, nhà thầu đã thi xong phần kết cấu của khán đài A, B, C, D và tiến hành xây tường, trát trong khán đài A, B; hạng mục chiếu sáng sân đường đạt 75% khối lượng; đồng thời đang thực hiện lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy.
4
Đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng Trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên
Đối với Dự án xây dựng Trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên có quy mô 12 tầng, tổng mức đầu tư 405 tỷ đồng. Hiện phần thô công trình đã hoàn thiện 96%. Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục tường bao và ngăn các tầng; trát trong và ngoài; thi công cấp điện, phòng cháy chữa cháy, trạm biến áp.
Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công. Đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và đúng quy định của pháp luật. Song song với quá trình triển khai thi công cần nghiêm túc thực hiện tốt việc thanh quyết toán đối với phần khối lượng công việc đã hoàn thành, góp phần thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, thực hiện đúng cam kết tiến độ thi công đối với lãnh đạo tỉnh.
Đồng chí đặc biệt lưu ý, đới với Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc, các đơn vị cần tập trung thi công các công trình cầu; thông tuyến đường nối cầu Hòa Sơn với thành phố Phổ Yên xong trước ngày 15/11/2024. Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo Sở Giao thông vận tải nhanh chóng đề xuất nâng cấp cải tạo tuyến ĐT.261.
Đối với đường vành đai V, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương thi công xong trước 31/12/2024. Về tuyến đường nối ĐT.261 - ĐT.266, đồng chí yêu cầu lãnh đạo huyện Phú Bình hoàn thành GPMB phần còn lại xong trong tháng 10/2024; đối với Dự án xây dựng Sân vận động tỉnh Thái Nguyên hoàn thành trong năm 2024. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh GPMB để triển khai dự án thi công tuyến đường kết nối từ đường Bắc Sơn đến Khu thể thao tỉnh Thái Nguyên.
5
Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội - Khu dân cư Đại Thắng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công
Trong chương trình công tác, Đoàn đã đến kiểm tra Dự án Khu dân cư Đại Thắng, thành phố Phổ Yên do Công ty Cổ phần TNG Land đầu tư với tổng mức đầu tư trên 700 tỷ đồng, thực hiện trên diện tích 11.08 ha. Được khởi công từ tháng 4/2024, đến nay, dự án đã thi công nhà ở xã hội 18 tầng xong sàn tầng 7, dự kiến trong quý II/2025 hoàn thành bàn giao cho khách hàng. Đối với nhà ở xã hội thấp tầng đã thi công đổ bê tông sàn tầng 2, dự kiến hoàn thành bàn giao cho khách hàng trước Tết Nguyên đán 2025. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh giá cao chủ đầu tư đã tích cực triển khai dự án theo đúng kế hoạch đề ra.
Thu Hương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây